Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Chiều 6/7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm của tỉnh tại huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra tiến độ Dự án Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ

Dự án Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ được khởi công từ năm 2018 với tổng mức đầu tư trên 227 tỷ đồng. Đến nay, hạng mục trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các công trình phụ trợ đang tiếp tục được thi công, tổng khối lượng thi công đạt 92%, với giá trị đạt khoảng 46,3 tỷ đồng. Riêng hạng mục nhà làm việc UBND huyện, tổng khối lượng thực hiện đạt 85%, với giá trị thi công đạt khoảng 42 tỷ đồng. Các hạng mục khác đang tiếp tục được nhà thầu và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên dự án đang gặp phải một số khó khăn do thiếu vốn nên tiến độ dự án bị ảnh hưởng. Đến nay đã giải ngân được trên 109 tỷ đồng.
 
duong bac son jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TP.Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng

Đối với dự án đường Bắc Sơn kéo dài, hiện nay UBND TP.Thái Nguyên và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã ký hợp đồng các dự án bảo đảm chặt chẽ về trình tự, thủ tục, hồ sơ và nhà đầu tư đang triển khai thi công dự án. Hiện nay dự án đã thi công ngoài thực địa đạt khoảng 50% giá trị theo hợp đồng, với tổng kinh phí khoảng 560 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí, việc lập hồ sơ thiết kế thi công, phê duyệt của Nhà đầu tư còn chậm... đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Tại buổi làm việc, nhà đầu tư đề nghị TP. Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công, cũng như thực hiện công tác giám sát, quản lý chất lượng xây dựng công trình theo đúng quy định.

Dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2386 ngày 24/4/2014 với tổng mức đầu tư trên 161 tỷ đồng. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính bao gồm: Sân Quảng trường, sân vườn lễ đài, cột cờ, lễ đài, sân khấu trung tâm, vườn hoa. Riêng hạng mục phù điêu đã thi công xong phần móng, thân, dự kiến trong tháng 8/2020 hoàn thành hạng mục này.
 
quang truong vng jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị thi công tiếp tục triển khai song song các hạng mục xung quanh công trình bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, cảnh quan

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà đầu tư, các đơn vị thi công và chính quyền các địa phương trong triển khai thực hiện các dự án. Đối với dự án Khu Hành chính mới huyện Đồng Hỷ, đồng chí đề nghị huyện sớm tiến hành đấu thầu gói thiết bị để công trình đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất; riêng hạng mục nhà hội trường cần đáp ứng các yêu cầu về PCCC, điện, nước để phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện. Đối với dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đồng chí đề nghị TP. Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ thi công đã cam kết. Về dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đồng chí đề nghị đơn vị thi công tiếp tục triển khai song song các hạng mục xung quanh công trình bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, cảnh quan và phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đã cam kết với tỉnh.
 
Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả bài viết: HG (tổng hợp)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây