Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Các dự án trọng điểm chạy đua “nước rút”

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ phải hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chính vì vậy, thời điểm này, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công các dự án đang nỗ lực chạy đua cho chặng “nước rút” để kịp về đích đúng hẹn.
Thi công thảm nhựa Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc.

Thi công thảm nhựa Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc.


Thi công 3 ca liên tục

Những ngày đầu tháng 7, trên đại công trường Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm công nhân, kỹ sư của các nhà thầu vẫn miệt mài làm việc. Không khí thi công ở mọi vị trí đều tất bật, khẩn trương. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay tuyến đường với quy mô từ 2 đến 8 làn xe đã dần định hình trên nhiều đoạn tuyến.

Thiếu tá Nguyễn Thiện Mỹ, Chỉ huy phó gói thầu của Công ty 319 - Bộ Quốc phòng, cho biết: Từ cuối năm 2023 đến nay, thời tiết mưa nhiều với gần 100 ngày mưa trong tổng số 300 ngày gần đây. Vì vậy, tiến độ thi công một số hạng mục của Dự án đang bị chậm so với kế hoạch. Bước sang tháng 7, tranh thủ thời tiết nắng ráo, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng nhân công, kỹ sư và máy móc, thiết bị cần thiết đến công trường, tiến hành thi công liên tục 3 ca/ngày để bù lại tiến độ. Chúng tôi quyết tâm sẽ bàn giao các hạng mục của Dự án vào cuối năm nay theo đúng kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư Dự án): Trên công trường, liên danh các nhà thầu đang huy động trên 500 công nhân, kỹ sư; 353 xe máy thiết bị, tổ chức thành 16 mũi thi công liên tục không kể ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Đến thời điểm này, các nhà thầu đã tổ chức thi công đào đắp nền đường được 41,85/42,55km, đạt 98%; thi công móng đường cấp phối đá dăm được 23,8/42,55km, đạt 55%; thi công mặt đường bê tông nhựa được 6,1/42,55km, đạt 14%; đang tổ chức thi công và hoàn thiện 11/11 cầu, 25/28 hầm chui dân sinh, 170/191 cống ngang, tường chắn, gia cố mái ta luy và xây hoàn trả mương thủy lợi. Khối lượng hoàn thành đạt 47,42% giá trị hợp đồng.

Tăng cường giám sát chất lượng công trình

Tương tự, đối với Dự án Sân vận động tỉnh, sau gần 20 tháng thi công “thần tốc”, công trình thể thao có quy mô lớn, hiện đại nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, như: Đường giao thông tuyến chính; kết cấu các khán đài A, B, C, D; hệ thống thoát nước mưa; đường ống chữa cháy và bể phòng cháy, chữa cháy 650m3… Khối lượng xây dựng hoàn thành ước đạt 55% giá trị hợp đồng.

Hạng mục mặt sân thuộc Dự án Sân vận động Thái Nguyên đang được đơn vị thi công lu lèn, hoàn thiện.

Hạng mục mặt sân thuộc Dự án Sân vận động Thái Nguyên đang được đơn vị thi công lu lèn, hoàn thiện.
 

Đơn vị nhà thầu đang tập trung thi công hoàn thiện phần ốp lát, trần thạch cao, sơn bả, lắp đặt hệ thống cửa tại khán đài A, B, C, D và các phòng chức năng… Riêng đối với hạng mục mặt sân, nhà thầu đang tiến hành thi công lu lèn, hoàn thiện mặt bằng cao độ để bàn giao cho đơn vị thi công trồng cỏ.

Ông Phan Trọng Nhất, Chỉ huy phó công trường của Công ty CP Licogi 13 (nhà thầu thi công Dự án), cho biết: Chúng tôi đang huy động 215 kỹ sư, công nhân, cùng trên 30 đầu máy, thiết bị, tổ chức thi công thành “3 ca, 4 kíp” để tập trung cho giai đoạn “nước rút” của Dự án. Đơn vị thi công cam kết với chủ đầu tư sẽ hoàn thành và bàn giao công trình trước 31/12/2024.

Một dự án khác cũng đang gấp rút hoàn thành là Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh. Với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay, liên danh nhà thầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Vạn Lộc - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển công nghệ Suntech Việt Nam đang huy động tối đa nhân lực, máy móc cần thiết, tăng ca đến 22 giờ đêm hằng ngày để đảm bảo kế hoạch về đích đúng hẹn. Hiện tại, Dự án đạt khoảng 40% khối lượng công việc.  

Thi công hoàn thiện phần thô Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh.

Thi công hoàn thiện phần thô Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh.
 

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, cho biết: Dự án Sân vận động tỉnh và Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh đều đang trong giai đoạn “nước rút” để về đích. Chính vì vậy, chúng tôi thường xuyên cử cán bộ bám sát công trường, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công; giám sát thường xuyên, liên tục để đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật của công trình theo đúng thiết kế. 

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Bên cạnh các dự án thi công đảm bảo tiến độ thì hiện nay, một số dự án trọng điểm đang gặp khó khăn, vướng mắc khiến cho tiến độ thực hiện bị chậm so với kế hoạch. Điển hình là Dự án đường Vành đai V, đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang).

Thi công đường Vành đai V, đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang).

Công trường Dự án đường Vành đai V, đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang).
 

Theo báo cáo của chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện của Dự án mới chỉ đạt đạt 38%. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện tại, huyện Phú Bình đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 28,5/29,3ha, đạt 97%. Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn vướng 11 hộ chưa di dời do chưa được bố trí tái định cư. Từ đầu năm đến nay, thời tiết mưa nhiều cũng khiến cho công tác đắp đất của toàn Dự án không thực hiện được.

Trước thực trạng trên, để đảm bảo tiến độ về đích vào cuối năm 2024, mới đây, chủ đầu tư Dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã làm việc với UBND huyện Phú Bình để bàn giải pháp giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư để bàn giao đất cho các hộ dân còn lại vào giữa tháng 7.

Cùng với đó, chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu; xây dựng kế hoạch tăng mũi thi công, tăng ca, làm đêm để bù lại tiến độ đã bị chậm. Phấn đấu hoàn thành Dự án vào cuối năm 2024 theo đúng cam kết.

Những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh có kế hoạch hoàn thành cuối năm 2024 gồm: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, với tổng mức đầu tư trên 4.200 tỷ đồng; đường Vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang), tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng; Sân vận động Thái Nguyên với tổng mức đầu tư trên 535 tỷ đồng; Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh với tổng mức đầu tư trên 405 tỷ đồng.

 

Nguồn tin: baothainguyen.vn:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây