Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án bồi thường, tái định cư phục vụ xây dựng đường Hồ Chí Minh

Sáng 4/3, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và huyện Định Hoá để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Tiểu dự án bồi thường, tái định cư phục vụ xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (huyện Định Hoá).


Quang cảnh cuộc họp
 

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (viết tắt là Dự án) do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,2 km đi qua địa phận 5 xã, thị trấn bao gồm thị trấn Chợ Chu (1 tổ dân phố), xã Phúc Chu (5 xóm), xã Đồng Thịnh (2 xóm), xã Định Biên (1 xóm) và xã Bảo Linh (3 xóm). Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hộ gia đình, cá nhân khoảng 30,75 ha, khoảng 650 hộ dân dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án, 53 hộ dân dự kiến phải di chuyển chỗ ở.

Thực hiện văn bản số 6697/UBND-CNN&XD, ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đơn vị thực hiện chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB), Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, UBND huyện Định Hóa đã ban hành các văn bản, thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện tại địa phương. Về công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, UBND huyện Định Hoá đã ban hành kế hoạch điều tra, khảo sát, thống kê, kiểm đếm, ban hành thông báo thu hồi đất, tiến hành công bố chủ trương thực hiện dự án, hoàn thành việc trích lục lập bản đồ GPMB…


Lãnh đạo huyện Định Hoá báo cáo tại cuộc họp
 

Hiện nay, huyện Định Hoá đã ​thực hiện xây dựng khu tái định cư của dự án trên địa bàn xã Phúc Chu với diện tích 3 ha, đang triển khai thực hiện các bước lập Quy hoạch, niêm yết tại UBND xã và các xóm về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500; đến ngày 11/3/2024 sẽ tổ chức hội nghị lấy phiếu ý kiến cộng đồng dân cư (quy định tối thiểu 40 ngày), làm cơ sở trình Sở Xây dựng xin ý kiến tham gia, việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo. Ngoài ra, qua rà soát, có một số công trình công cộng bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án gồm 4 trạm biến áp; 53 vị trí cột điện trung thế có chiều dài khoảng 4,1 km; 228 vị trí cột hạ thế có chiều dài khoảng 7,8 km; huyện đang triển khai thực hiện công tác khảo sát và lập phương án di chuyển.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp với chủ đầu tư Dự án rà soát xác định diện tích chính xác các loại đất thực hiện Dự án để kịp thời báo cáo các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ thực hiện Dự án. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư của Dự án để triển khai các bước lập Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Phấn đấu trong tháng 8/2024 sẽ khởi công thực hiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư, hoàn thành trong tháng 12/2024.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường phát biểu chỉ đạo 
 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đề nghị huyện Định Hoá cần lên kế hoạch, dự thảo chi tiết, triển khai ngay công tác bồi thường, GPMB, thu hồi đất để có mặt bằng sạch giao theo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, huyện Định Hoá cần phối hợp với các ngành sớm di dời các công trình công cộng; các sở, ngành có liên quan phối hợp với huyện Định Hoá cử thêm cán bộ có kinh nghiệm chuyên môn hướng dẫn huyện trong việc thống kê, bồi thường, kiểm đếm tài sản…

Nguồn tin: thainguyen.gov.vn:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây