Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch

Chiều 10/9, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm: Sân vận động Thái Nguyên; Trung tâm Thể dục thể thao và Trường năng khiếu thể dục thể thao; Trụ sở và Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình của Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Bảo tàng tỉnh.


Đồng Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án Sân vận động Thái Nguyên

Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình Sân vận động Thái Nguyên được xây dựng tại xã Đại Phúc, có quy mô 22.000 chỗ ngồi, được trang bị mái che và hệ thống thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế với sân bóng đá, đường pitch 8 làn chạy vòng và 10 làn chạy thẳng. Dự án có tổng diện tích 15,47 ha, vốn đầu tư gần 536 tỷ đồng. Đến nay, gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành 96% giá trị hợp đồng, các hạng mục còn lại gồm: Lắp dựng khung giằng mái, thi công hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, sơn kẻ vạch, hoàn thiện đường giao thông và kiến trúc phụ trợ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Các gói thầu về thiết bị công trình cơ bản đã hoàn thành; riêng hạng mục lắp dựng dàn mái đạt 75% giá trị hợp đồng.


Đến nay, gói thầu xây lắp chính Sân vận động Thái Nguyên đã hoàn thành 96% giá trị hợp đồng
 

Dự án Trung tâm Thể dục thể thao và Trường năng khiếu thể dục thể thao được triển khai tại phường Quyết Thắng và xã Đại Phúc, diện tích khoảng 6,12 ha, tổng mức đầu tư hơn 313 tỷ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt kinh phí 55,6 tỷ đồng cho 40 hộ với diện tích 5,2 ha, trong đó đã bàn giao 1,7 ha cho chủ đầu tư. Hiện nhà thầu đang thi công đường công vụ, xây kè và đắp đất san nền khu vực sân thể thao.


Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án Trung tâm Thể dục thể thao và Trường năng khiếu thể dục thể thao
 

Dự án Trụ sở và Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh có diện tích khoảng 3,36 ha, tổng vốn đầu tư trên 214,7 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh xây dựng, trình thẩm định diện tích chuyên dùng làm cơ sở cho việc triển khai Dự án.

Đối với Dự án Bảo tàng tỉnh, chủ đầu tư đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chủ trương đầu tư, họp thống nhất về địa điểm, mục tiêu, quy mô xây dựng Thư viện và Bảo tàng tỉnh. Hiện, đơn vị tư vấn đang phối hợp với Bảo tàng tỉnh nghiên cứu, xây dựng đề cương trưng bày nhằm xác định quy mô đầu tư, đảm bảo yêu cầu về không gian trưng bày, không gian phụ trợ và kết nối.


Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
 

Qua kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các chủ đầu tư, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương phát biểu kết luận 
 

Đối với Dự án Sân vận động Thái Nguyên, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giữ vững tiến độ, chất lượng công trình. Trong tháng 9 hoàn tất giải ngân, song song với lắp mái cần khẩn trương triển khai lắp đặt ghế, hệ thống điện. Toàn bộ Dự án phải hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Đối với Trung tâm thể dục thể thao và Trường năng khiếu thể dục thể thao, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hoàn thiện công tác kê khai, kiểm đếm, xác định giá và bố trí tái định cư. Toàn bộ mặt bằng sạch phải bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 10/10/2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với Trụ sở và Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, UBND phường Gia Sàng rà soát quy hoạch, báo cáo tỉnh trước ngày 12/9. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nghiên cứu quy mô, căn cứ tầm nhìn công trình, báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15/9.

Đối với Dự án Bảo tàng tỉnh, chủ đầu tư rà soát lại các quy hoạch, khẩn trương hoàn tất thủ tục lập Dự án. Chậm nhất ngày 12/9 phải báo cáo UBND tỉnh về các vấn đề quy hoạch; trước ngày 20/9 báo cáo cụ thể quy mô Dự án.

 

Nguồn tin: Nguồn: thainguyen.gov.vn:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây