Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Sẵn sàng khởi công Dự án đường liên kết vùng

Được HĐND tỉnh thông qua tháng 5-2021, Dự án đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc (gọi tắt là Dự án) được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điểm nhấn cho tỉnh để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Để chuẩn bị các điều kiện khởi công Dự án diễn ra vào cuối tháng 4-2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cũng như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án.
dsc00101
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc thuộc địa phận T.X Phổ Yên.
 

Điểm nhấn quan trọng về giao thông

Tuyến đường thuộc Dự án đường liên kết vùng có tổng chiều dài hơn 42km, gồm 2 đoạn. Đoạn 1 dài hơn 4km, kết nối với tỉnh Bắc Giang, điểm đầu từ cầu Hòa Sơn, xã Đông Cao đến điểm cuối giao với đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, thuộc phường Đồng Tiến (T.X Phổ Yên). Đoạn 2 dài hơn 38km, gồm tuyến chính nối từ nút giao Yên Bình đến Tỉnh lộ 261 thuộc huyện Đại Từ và hai tuyến nhánh nối với tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu của Dự án là kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Tuyên Quang thông qua 5 tuyến đường cao tốc. Ngoài ra, Dự án cũng kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào Khu du lịch hồ Núi Cốc, kết nối Khu du lịch ATK Định Hóa, khu nghỉ dưỡng Tây Tam Đảo.

Với những ý nghĩa quan trọng như vậy nên tiến độ triển khai Dự án luôn được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngày 22-3, tham gia cùng Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đi khảo sát thực địa tại T.X Phổ Yên và huyện Đại Từ, chúng tôi nhận thấy, công tác giải phóng mặt bằng đã và đang được đơn vị chức năng tích cực triển khai.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã phối hợp với 2 địa phương nói trên hoàn thiện việc cắm cọc xác định ranh giới và đo đạc bản đồ phục vụ thu hồi đất; đã tiến hành chi trả trên 180 tỷ đồng để người dân di chuyển mộ, đất nông nghiệp và tài sản trên đất.

Ngoài ra, đối với các công trình công cộng như: Điện, nước, thông tin đang được đơn vị chức năng khảo sát, lập phương án thiết kết, dự toán. Công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ cũng đang được đơn vị chức năng triển khai, đảm bảo hoàn thành trước khi khởi công xây dựng công trình.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng khu tái định cư (gồm 3 khu trên địa bàn huyện Đại Từ và 10 khu ở T.X Phổ Yên) đã hoàn thiện bước khảo sát, thiết kế, đang triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp. Công tác lập, thẩm định, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND Đại Từ thông tin: Ngày 22/11/2021, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh, đón bồi thường. Đến ngày 21-3, toàn huyện đã thực hiện thống kê, kiểm đếm xong 237/245 hộ nằm trong phạm vi Dự án.

Về phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đơn vị hiện đang triển khai các nội dung theo trình tự, như: Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời thầu xây lắp, mở thầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp; ký kết hợp đồng thi công và dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào cuối tháng 4 năm nay.

Ông Ngô Mạnh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đề xuất: Để triển khai thực hiện Dự án theo đúng các bước đã đề ra, chúng tôi đề nghị Công ty Điện lực Thái Nguyên và chủ tài sản các công trình công cộng khác phối hợp với Ban trong công tác thống kê, lập phương án và tổ chức di chuyển công trình ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng; UBND T.X Phổ Yên và UBND huyện Đại Từ tiếp tục tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư.

Đồng lòng triển khai

Sau khi nghe báo cáo tiến độ Dự án và đi khảo sát thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã tích cực vào cuộc triển khai Dự án. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc triển khai Dự án đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, chất lượng; đồng thời mạnh dạn tham mưu cho UBND tỉnh sáng kiến thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

dsc00080
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đôn đốc triển khai Dự án theo đúng tiến độ, đúng quy định, đảm bảo chất lượng.
 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Giao thông - Vận tải tăng cường giám sát, đảm bảo quy hoạch kết nối các tuyến đường và đồng bộ các biển báo, đảm bảo cảnh quan, mỹ thuật; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tận dụng nguồn năng lượng mặt trời để chiếu sáng hệ thống đèn đường, đèn tín hiệu tại những nút giao và cầu; với tuyến đường ven hồ Núi Cốc nên làm cầu hoặc hầm chui, tránh phá vỡ cảnh quan lòng hồ; T.X Phổ Yên và huyện Đại Từ cần bố trí tái định cư đúng đối tượng, tiết kiệm quỹ đất…

Dự kiến, Dự án đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc được triển khai thi công từ cuối tháng 4 tới, thời gian thi công là 30 tháng. Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Nguồn tin: baothainguyen.vn:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây