Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Thống nhất điều chỉnh Dự án đường Vành đai 1 đoạn Bờ Đậu - Hóa Thượng

Sáng 13-4, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo tham mưu, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 1, đoạn Bờ Đậu (Phú Lương) - Hóa Thượng (Đồng Hỷ) và tuyến tránh đô thị Hóa Thượng (Đồng Hỷ).
1hung6756 20230413112326 20230413115008

Dự án đường Vành đai 1 được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 12/8/2021 với tổng mức đầu tư trên 1.152 tỷ đồng. Theo phê duyệt, tuyến đường có tổng chiều dài 14,1km, điểm đầu tại Bờ Đậu (Phú Lương), điểm cuối tại cầu Linh Nham (Đồng Hỷ). Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2022 đến 2025.
Dự án được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Dự án gặp một số vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng và đất công an nên buộc phải điều chỉnh phương án thiết kế và hướng tuyến.
 
2hung6762 20230413112330 20230413114938

Sơ đồ hướng tuyến đường Vành đai 1, đoạn Bờ Đậu (Phú Lương) - Hóa Thượng (Đồng Hỷ) và tuyến tránh đô thị Hóa Thượng (Đồng Hỷ).
 

Theo đó, đoạn tuyến từ Quốc lộ 1B đến cầu Linh Nham do phải điều chỉnh phương án thiết kế nên hướng tuyến mới không phù hợp với các quy hoạch liên quan, đồng thời làm tăng chiều dài tuyến đường khoảng 2,9km, tăng tổng mức đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, tại khu vực này đã có các tuyến đường giao thông hiện hữu, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân, nên việc đầu tư đoạn tuyến từ Quốc lộ 1B đến cầu Linh Nham chưa thực sự cấp thiết, có thể xem xét đầu tư vào giai đoạn sau. Việc cắt giảm quy mô đầu tư sẽ làm rút ngắn thời gian thực hiện Dự án, giảm gánh nặng cho ngân sách, để tập trung nguồn lực thực hiện các hạng mục cấp thiết, hiệu quả hơn...

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã tập trung thảo luận và cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về việc phân kỳ thực hiện Dự án đường Vành đai 1 theo 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1: Đoạn từ Bờ Đậu đến Quốc lộ 1B thực hiện từ năm 2023 đến 2025; giai đoạn 2: Đoạn từ Quốc lộ 1B đến cầu Linh Nham thực hiện trong những năm tiếp theo (phụ thuộc vào thời gian điều chỉnh các quy hoạch có liên quan).

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan xem xét, tính toán cụ thể về nguồn vốn thực hiện Dự án theo phương án phân kỳ làm 2 giai đoạn như đã đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16-4.  

Nguồn tin: baothainguyen.vn:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây