Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm

Ngày 16-10, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh.
 

Đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, gồm: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc; Khu vực quy hoạch Dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên; đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang); tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266; Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên và Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh. Đây là các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025, vì thế tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; bố trí tối đa nguồn lực để hoàn thành theo kế hoạch.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc có chiều dài 42,55km, tổng vốn đầu tư 4.204 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2025. Dự án đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 99,68% và phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 10 này. Các nhà thầu đang tập trung thi công hoàn thiện nền đường, móng đường, mặt đường bê tông nhựa, thi công 3 cầu lớn đạt 52,8% khối lượng; hệ thống thoát nước và các hạng mục khác đạt 85% khối lượng…. Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt trên 33% tương đương gần 387,3 tỷ đồng; dự kiến giải ngân trong tháng 10 đạt 200 tỷ đồng.

Nhà thầu tập trung thi hạng mục đường dẫn cầu thuộc Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc.

Nhà thầu tập trung thi hạng mục đường dẫn cầu thuộc Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc.
 

Dự án Đường vành đai V có chiều dài 6,68km, tổng vốn đầu tư 699,3 tỷ đồng. Hiện nay đã GPMB tuyến chính đạt 97,3%. Dự án đang thực hiện thi công xây dựng các hạng mục đào đắp nền đường, móng đường, thảm bê tông nhựa, xây dựng cầu kênh Chính và cầu kênh Trôi đạt 99% khối lượng... Các hạng mục khác như: cây xanh, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng... đạt 11% khối lượng. Dự kiến giải ngân trong tháng 10 đạt 70 tỷ đồng và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt 32,4%. Chủ đầu tư và các nhà thầu cam kết dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Dự án Đường vành đai V đang thực hiện thi công xây dựng các hạng mục đào đắp nền đường, móng đường, thảm bê tông nhựa, xây dựng cầu kênh Chính và cầu kênh Trôi đạt 99% khối lượng.

Dự án Đường vành đai V đang thực hiện thi công xây dựng các hạng mục đào đắp nền đường, móng đường, thảm bê tông nhựa, xây dựng cầu kênh Chính và cầu kênh Trôi đạt 99% khối lượng.
 

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266 có chiều dài tuyến trên 2km chạy qua địa phận TP. Phổ Yên và huyện Phú Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 736,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án đã GPMB tuyến chính đạt trên 86%; hiện thi công nền đường đạt trên 38% khối lượng; cầu Kênh đạt gần 37,5%; hệ thống thoát nước đạt trên 46%; hào kỹ thuật ngang đường đạt trên 52,8%. Dự kiến giải ngân nguồn vốn trong tháng 10 của dự án đạt 30 tỷ đồng và cả năm 2024 trên 110 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,7% kế hoạch vốn của dự án.

Đối với khu vực quy hoạch Dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên, các đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai các nội dung công việc theo quy định. Dự án có diện tích quy hoạch 1.128ha, trong đó có 868ha đất khu công nghiệp, 260ha đất đô thị - dịch vụ. Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đến nay đã được các cấp thông qua; đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chung.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.
 

Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, có quy mô 15,47ha; tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng; đầu tư xây dựng mới 1 sân vận động quy mô 22.000 chỗ ngồi, mái che, diện tích 1 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhà thầu đã thi xong phần kết cấu của khán đài A, B, C, D và tiến hành xây tường, trát trong khán đài A, B; hạng mục chiếu sáng sân đường đạt 75% khối lượng... Nhà thầu thi công đang thực hiện lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
 

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên có quy mô 12 tầng, tổng mức đầu tư 405 tỷ đồng. Hiện phần thô công trình đã hoàn thiện 96%. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục tường bao và ngăn các tầng; trát trong và ngoài; thi công cấp điện, phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp.

Phát biểu chỉ đạo tại các công trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và đúng quy định của pháp luật. Đối với Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, các đơn vị cần tập trung thi công các công trình cầu; thông tuyến đường nối cầu Hòa Sơn với TP. Phổ Yên xong trước ngày 15/11/2024. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải nhanh chóng đề xuất nâng cấp cải tạo tuyến ĐT.261. Đối với đường vành đai V phải khẩn trương thi công xong trước 31/12/2024. Về tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Bình hoàn thành GPMB phần còn lại xong trong tháng 10 năm nay; đối với Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên hoàn thành trong năm 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho TP. Thái Nguyên đẩy mạnh GPMB để triển khai dự án thi công tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến Khu thể thao tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Quá trình triển khai thi công cần nghiêm túc thực hiện tốt việc thanh, quyết toán đối với khối lượng công việc đã hoàn thành, góp phần thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ thi công, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, góp phần tạo thêm điểm nhấn, động lực phát triển cho tỉnh Thái Nguyên...

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội - Khu dân cư Đại Thắng do Công ty CP TNG Land đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội - Khu dân cư Đại Thắng do Công ty CP TNG Land đầu tư.
 

Dịp này, Đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội - Khu dân cư Đại Thắng do Công ty CP TNG Land đầu tư. Về tiến độ, đến nay dự án đã thi công nhà ở xã hội 18 tầng xong sàn tầng 7, dự kiến trong quý II-2025 hoàn thành bàn giao cho khách hàng. Đối với nhà ở xã hội thấp tầng đã hoàn thành thi công đổ bê tông sàn tầng 2, dự kiến hoàn thành bàn giao cho khách hàng trước Tết Nguyên đán 2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao chủ đầu tư đã tích cực triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Tác giả bài viết: Lê Hưng

Nguồn tin: baothainguyen.vn:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây