Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Xử lý dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh - Đây là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, ngày 21-11.
Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phổ Yên, báo cáo tại buổi kiểm tra.
 
Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phổ Yên, báo cáo tại buổi kiểm tra.


Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phổ Yên; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, cùng lãnh đạo các địa phương liên quan đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Đại Từ giải quyết dứt điểm vướng mắc về công tác GPMB đối với hộ dân Nguyễn Ngọc Mến (km21+600) đã nhận tiền ngày 17/7/2023 chưa tháo dỡ hết tài sản và bàn giao mặt bằng
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Đại Từ giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc đoạn qua địa bàn huyện.


Theo đó, đối với tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, đến nay Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã nhận bàn giao mặt bằng được 225,7/226ha, còn vướng 5/2.924 hộ dân. Trong đó, trên địa bàn TP. Phổ Yên còn vướng mắc 3/2.516 hộ; huyện Đại Từ còn vướng mắc 02/408 hộ. 

Các đơn vị thi công đang tiến hành đào nền, đắp đất được 39/42,55km và triển khai đắp đất, rải cấp phối đá dăm tại một số vị trí đủ điều kiện thi công. Bên cạnh đó, tổ chức thi công 11/11 cầu, 24/28 hầm chui dân sinh, 139/191 cống ngang, 4/4 vị trí tường chắn và xây hoàn trả mương thủy lợi. Giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành/giá trị hợp đồng là 709/2.545 tỷ đồng (đạt 28%); lũy kế giá trị đã giải ngân và vốn được cấp là 2.335/2.570 tỷ đồng, đạt 91%.

Đối với Dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên đang được triển khai thi công hạng mục san nền trên phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng là 14,3ha; các hạng mục san nền công trình đã thực hiện gồm đào xúc đất cấp I đạt 90%, đào nền 88%, đắp nền đạt trên 90%; hạng mục nền đường giao thông tuyến chính, đào nền đạt 98%, đào khuôn đường đạt 80%; đã hoàn thiện việc ép cọc đại trà khán đài A và thi công xong giằng dầm móng khán đài; đối với khán đài B, C, D đã đào móng, đập phá đầu cọc, đổ bê tông lót móng… 

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng kiểm tra công trình xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.
 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

Qua kiểm tra cho thấy các dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn. Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc trong công tác GPMB do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật (chủ yếu là đường điện) gây khó khăn khi triển khai thi công, ảnh hưởng tới tiến độ của các dự án…

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng ghi nhận và đánh giá cao tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn đầu tư công tại các dự án. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương liên quan cần tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, kết hợp tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, nhất trí với chủ trương chung.

Đối với các đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo kế hoạch.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai Dự án sân golf Glory ở xã Thành Công (TP. Phổ Yên).
 

Đoàn công tác kiểm tra việc triển khai Dự án sân golf Glory ở xã Thành Công (TP. Phổ Yên).


Trong chương trình, Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai Dự án sân golf Glory ở xã Thành Công (TP. Phổ Yên) và Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn tin: baothainguyen.vn:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây