Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

https://hoinhabao.thainguyen.gov.vn

Tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Trong 7 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, tính đến hết tháng 7/2025, các công trình, dự án quan trọng, quy mô lớn để chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của Đất nước, của tỉnh, tiến độ thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.
Dự án Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Báo Thái Nguyên
Các dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, ngày 19/4/2025, tỉnh Thái nguyên đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) với tổng số 06 công trình/dự án với tổng số nguồn vốn trên 6.149,8 tỷ đồng: Khánh thành Dự án Đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua TP. Phổ Yên và huyện Phú Bình) (địa điểm: Trên đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (nay là xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III, giai đoạn 2021 – 2025, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên)); Tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị Phú Bình 1 và dự án Khu đô thị Phú Bình 2 (địa điểm xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên))...
Các dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 05 công trình, dự án (tổ chức lễ khởi công đối với 04 công trình, dự án và tổ chức lễ khánh thành đối với 01 dự án) gồm các lĩnh vực: giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, khu đô thị, sân gôn với tổng vốn đầu tư 13.192,94 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách nhà nước 4.204 tỷ đồng; nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 8.988,9 tỷ đồng). 
Các dự án dự kiến lựa chọn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, hiện nay, Sở Tài chính đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên về thông tin 26 công trình, dự án (trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (cũ) gồm 21 công trình và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (cũ) có 04 công trình, là các dự án trọng điểm trong đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách trên các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, khu - cụm công nghiệp, sân gôn... với tổng vốn đầu tư 16.230 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước 9.341 tỷ đồng, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 6.889 tỷ đồng). 
Trên lĩnh vực giao thông, Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án 4.204 triệu đồng, tổng chiều dài tuyến 42,55km. Đến thời điểm hiện nay, nền đường đạt 98,9% khối lượng; Công trình cầu (03 cầu lớn) đạt 86,81% khối lượng, Các hạng mục khác (hệ thống thoát nước; hầm chui, an toàn giao thông; cây xanh, vỉa hè....) đạt 94% khối lượng...  Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3.838 tỷ đồng. Hiện nay, đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (Km0-Km37) đã bàn giao đưa vào sử dụng 11/13 gói thầu xây lắp, 02 gói thầu còn lại hiện đang thực hiện khắc phục hoạt sạt và hoàn thiện một số công trình trên tuyến; đoạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện GPMB đảm bảo mặt bằng thi công khoảng 33,5/39km. 
Trên lĩnh vực Văn hóa, thể dục - Thể thao, dự án Xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên (địa điểm thực hiện dự án: Xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; (nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên)) do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 536 tỷ đồng, quy mô đầu tư xây mới sân vận động với 22.000 chỗ ngồi, mái che, 01 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường Pitch bao quanh trên diện tích đất 15,47ha. Hiện nay, Dự án đã cơ bản hoàn thành phần khán đài, mặt cỏ; đang hoàn thiện thi công hệ thống điện, nước và thiết bị. Dự kiến hoàn thành trong Quý III/2025. Dự án Khu dân cư và Nhà ở xã hội Đại Thắng, thành phố Phổ Yên (địa điểm: Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Vạn Xuân, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)) do Công ty cổ phần TNG Land thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư 947 tỷ đồng, diện tích 11ha, xây dựng 01 tòa nhà 18 tầng, 34 căn nhà ở xã hội liền kề 02 tầng. Hiện nay, dự án đã bồi thường, GPMB, đã giao toàn bộ diện tích đất 11,0075ha. Hạ tầng hoàn thiện 95% khối lượng công việc, hoàn thành 34 căn nhà ở xã hội thấp tầng; nhà ở xã hội cao tầng đạt 70%...
Với tiến độ triển khai thực hiện khẩn trương, tích cực, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành theo tiến độ đã đề ra, góp phần thayd đổi diện mạo của tỉnh và chào mừng thành công các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước. 

 

Tác giả bài viết: P.V

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây